ob体育竞猜

外网公示

当前位置: 网站首页  ·  公告公示  ·  外网公示  ·  正文

2018【043】安工大佳山校区新建汽车停车场工程比选公告

发布时间:2018-08-03   文章来源:   浏览:次

安工大佳山校区新建汽车停车场工程比选公告

项目编号

YHCG2018069

项目名称

安工大佳山校区新建汽车停车场工程

招标人

ob体育竞猜

招标代理机构

安徽永涵工程咨询有限公司

资金来源

学校2018年机动费

建设地点

安工大佳山校区

工程概况

佳山校区能环学院西南侧因停车需要新建停车位约30个左右,原场地挖土整平面积约28m长、35m。佳山校区表界面门前西北侧因原面包砖停车位太短需改建停车位约8个左右,拆除原有面包砖停车位及扩大拆除挖土外运面积约25m长、7.5m宽。佳山校区机械楼东南侧因停车需要新建停车位约10个左右,拆除原有花坛地面挖土外运面积约48m长、10.5m宽。具体做法见以下方案说明。施工要求维修工人必须做到认真负责,现场不得留有安全隐患。

招标范围

(一)佳山校区能环学院西南侧因停车需要新建停车位约30个左右:

1、原场地土方挖填整平:机械场地平整(含土方30cm内挖填整平、场内土方倒运等,注意地下原有管线保护);原土碾压(必须压实系数不小于90%)。

2、新建停车位进出口由于地形限制只能设在东侧;机动车有序进出,。新建一条水泥路长约50m、宽约5.8m;具体做法为:道路垫层,级配碎石厚度12cm(分层压实)、道路面层,C30砼厚度18cm(含路面刻防滑纹及6m一道伸缩缝)、砼路边,铺预制砼側石(含砼压边等)。

3、停车场地每个小汽车停车位尺寸按规范标准设置。基底整平后用级配碎石在原土面做20cm厚的支撑层并分层压实,用5~7cm1:3干灰砂浆铺砌井字植草砖195*250*80mm;停车位线用黄颜色植草砖分割。草坪砖内回填种植土。停车位外围与草坪周边铺设800*300*120预制砼路牙。

4、安装太阳灯路灯6套:杆高H=4m,LED光源50W(本次采购太阳路灯要求保持每天照明达10小时,系统保证储能供电时间不低于4个连续阴雨天。)灯杆及太阳能板支架:灯杆高度根据发包内容高度确定,灯杆整体采用热镀锌喷塑,壁厚2.5mm。支架整体采用热镀锌喷塑,安装于灯杆上。灯具要有一定的抗破坏能力,灯罩采用透明度好的材料,灯具要具有良好的反光效果,防水防尘等级达到IP65,平均寿命20年以上。蓄电池:系统电压及容量根据光源功率及照明需求确定。太阳能专用胶体免维护电池,有地埋箱可将蓄电池深埋地下。平均寿命胶体电池4年以上。太阳能板:单晶硅太阳能板,Wp根据光源功率及照明需求确定,平均寿命在25年以上。路灯C25素砼基。懒ⅲ600*600*800mm深),具体布置点现场定。

(二)佳山校区表界面改建汽车停车场停车位约8个左右:

1、原面包砖地坪拆除及停车场扩大土方淸挖外运;

2、停车场地土石方呈坡状开挖:长约25m、宽约7.5m、降挖深度约0.3m。排水坡向主马路一侧。每个小汽车停车位尺寸按规范标准设置。

3、基底整平后用级配碎石在原土面做20cm厚的支撑层并分层压实,用5~7cm1:3干灰砂浆铺砌井字植草砖195*250*80mm;停车位线用黄颜色植草砖分割。草坪砖内回填种植土。停车位外围与草坪周边铺设800*300*120预制砼路牙。道路侧过渡铺设800*300*120预制砼平石。

(三)佳山校区机械楼东南侧新建汽车停车场停车位约10个左右:

1、新建停车位进出口由于地形限制只能设在东侧;机动车有序进出。具体要求现场确定。原有2座砖砌大花坛拆除土方淸挖外运;

2、停车场地土石方呈坡状开挖:长约48m、宽约10.5m、降挖深度约0.3m。排水坡向主马路一侧。每个小汽车停车位尺寸按规范标准设置。

3、基底整平后用级配碎石在原土面做20cm厚的支撑层并分层压实,用5~7cm1:3干灰砂浆铺砌井字植草砖195*250*80mm;停车位线用黄颜色植草砖分割。草坪砖内回填种植土。停车位外围与草坪周边铺设800*300*120预制砼路牙。新砌砖树池Φ1300mm(池壁B=120mm、H=300mm)共计4个;池壁外露1:2水泥砂浆抹面及花坛内回填种植土。

4、其中草坪砖停车场中间考虑机械学院以后搬运设备重型车通行浇筑水泥路3.5m宽一条,长约48m,基本作法:道路垫层,级配碎石厚度20cm(分层压实)、道路面层,C30砼厚度18cm(含路面刻防滑纹及6m一道伸缩缝)。

5、垃圾及时外运,维修工人必须做到认真负责,现场不得留有安全隐患。

计划工期

25日历天(实际开工日期以开工报告为准,工期每超一天罚款500元。)

合同总日历工期包含:

a、隐蔽工程验收;

b、因招标方原因停工3天以内等时间在内,其它须经业主方签证认可方可顺延工期;

c、   若中标人在工程实施中工期与经批准的计划差距甚大,发包人有权终止合同,由此造成的一切责任由中标人负责。

质量要求

合格

招标控制价

本项目的招标控制价为319330.77元。

下浮比例

及成交价

本工程下浮比例为15% (暂列金额除外)

成交价为:275931.15元。

投标人

资格要求

1、投标人须具备:建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质或者市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、注册建造师须具备:建筑工程专业二级以上(含二级)资质或者市政公用工程专业二级以上(含二级)资质册建造师资格。

3、已在安徽永涵工程咨询有限公司成功报名。

4、信誉要求:

(1)投标人无被安徽省外的省级()以上行政主管部门限制投标的不良记录(该不良记录在有效期内);

(2)投标人无被安徽省内的地市级()以上行政主管部门限制投标的不良记录(该不良记录在有效期内)。

报名方式

1、购买招标文件时请携带以下资料:单位介绍信、购买招标文件人员的身份证原件、加盖单位公章的企业法人营业执照副本复印件。

2、比选文件资料发售时间:201882日至201886,上午11:30止。(周末正常报名)

3、比选发售地点:

安徽永涵工程咨询有限公司(马鞍山花园路功辉大厦(康泰佳苑6号)18

4、比选文件售价:招标文件500元,售后不退。

招标代理服务费及清单控制价编制费

1、招标代理服务费:以成交价为计算基数,分标段按下表规定计算后向成交人收取。

2、招标代理服务费计算示例

成交价

费率

按差额定率累进法计算:

例如:成交金额200万元,计算招标代理服务费额如下:

100万元*1%=1万元;

200-100*0.7%=0.7万元;

合计1+0.7=1.7万元

应收招标代理服务费=1.7万元

100万元以下

1.0%

100万元-200万元

0.7%

4、清单、控制价编制费2000元向成交人收取。

3、比选结束后三日内,成交人确认招标代理服务费和清单控制价编制费,并将费用汇至指定账户,成交人不按要求缴纳费用的,视为放弃成交。

比选时间

和地点

1、比选时间:201886日下午15:00 (北京时间)

2、比选地点:安徽永涵工程咨询有限公司开标室(马鞍山花园路功辉大厦(康泰佳苑6号)18

比选办法

在招标人的监督下,由招标人或招标代理机构在成功报名的比选单位中随机产生,不再组织专家评审。确定成交人的排序方法如下:

1)至比选时间,招标代理机构工作人员按照投标单位递交授权委托书和确定函的顺序,将所有参加投标的比选单位对应的号码现场公示,一个比选单位对应一个号码。

2)由招标人或招标代理机构按以下步骤公开随机抽取号码,抽取的号码对应的比选单位即为本项目成交人。

①按照投标单位递交授权委托书和确定函的顺序进行摇号。

②由报名投标单位法定代表人或其委托代理人随机摇出本单位的号码。

③按摇出号码的大小排序,号码大的排序在前,号码小的排序在后。

④根据摇号结果确定中标人。

注:放入摇号机的球数为报名参加比选单位+10。

3)招标代理机构与成交人确认后,发布该项目成交公告。

合同文本

合同文本详见附件,成交人需在合同中明确项目负责人及项目管理班子人员名单。

特别提示

1、参与比选企业不得有下列情形之一,否则招标人有权取消本项目成交人的成交资格:

1)中标后,因自身原因拒绝签订项目合同的;

2)无正当理由不履行项目合同中约定的工期、质量等合同条款的;

3)发生较大级(含较大级)以上工程质量事故、安全生产事故的;                        

4)有其它违反法律、法规行为的。

2、比选时须携带5000元比选保证金,中标后现场缴纳并转为履约保证金,否则视为放弃中标资格。

联系方式:

招 标 人:ob体育竞猜

 址:安工大后勤处维修服务中心(佳山校区)

 编:243000

联 系 人:蒋老师

 话:0555-2311437

招标代理机构:安徽永涵工程咨询有限公司

     址:马鞍山市雨山区功辉大厦18

     编:243000

   人:刘璇

     话:0555-2229935

上一篇:资产管理处招投标及采购中心暑假采购工作安排一览表(8月1日-8月31日) 下一篇:ob体育竞猜2018年教职工生日慰问品(蛋糕)采购供应单位遴选项目询价函

关闭

  • 本科招生

  • 研究生招生

  • 人才招聘

  • 官方微信

  • 官方微博

佳山校区地址:安徽省马鞍山市湖东北路400号      邮编:243002

秀山校区地址:安徽省马鞍山市马向路1530号     邮编:243032

版权所有 ? 2020  ob体育竞猜 【皖ICP备19010821 皖公网安备 34050302000234号】

ob体育竞猜免费下载安装-ob体育竞猜V10.2.3 安卓版-手机腾牛网